Об этом заявил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек , выступая на заседании Правительства Республики Казахстан , посвященному вопросам реализации Государственной программы " Нұрлы жол " 5 октября т.г . По его словам , в рамках Государственной программы инфраструктурного развития " Нұрлы жол " на 2015 - 2019 годы предусмотрена реализация 17 проектов , из них 16 проектов в транспортной отрасли ( 11 в сфере автомобильных дорог , 2 проекта в сфере железных дорог , по 1 проекту в сферах водного , гражданской авиации и логистики ) , а также 1 проект по вопросам кредитного жилья и защиты долевых вкладов . На реализацию данных проектов в рамках ГП " Нурлы жол " в 2016 году выделено 349,7 млрд . тенге , из них – из Национального фонда ( НФ ) выделено 171,3 млрд . тенге . На сегодняшний день освоено 64 % - 222,7 млрд . тенге , из них НФ – 116,9 млрд . тенге ( 52 % ) , необходимо освоить – 127 млрд . тенге из них НФ – 54,4 млрд . тенге . Бюджет автодорожных проектов на 2016 год составляет 329,7 млрд . тенге , в т.ч . НФ – 151,3 млрд.тенге . С февраля по сентябрь месяц текущего года освоено более 60 % выделенных средств . До конца года все средства будут освоены в полном объеме . На сегодняшний день уложено 756 км ( 82 % от плана ) асфальто и цементобетонного покрытия . - - - - - Весной 2017 года завершится реконструкция столичного аэропорта В ходе заседания Правительства , посвященного вопросам релизации ГП " Нұрлы жол " , Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек рассказал о ходе работ в столичном аэропорту . Проект по строительству нового терминала и реконструкции взлетно – посадочной полосы аэропорта города Астаны предустматривает также строительство ВИП терминала , новых мест стоянок , инженерной инфраструктуры , реконструкцию перрона и благоустройство территории . Стоимость проекта составляет 60,2 млрд.тенге . В текущем году из Национального фонда выделены средства в размере 10 млрд . тенге , которые в полном объеме освоены . На сегодняшний день уже завершены работы по возведению железобетонного и металлического каркаса здания . Также выполняются работы по устройству кровли , фасада , прокладка сети водопровода , тепло - , электроснабжения и коммуникационных сетей связи ; ведутся внутренние отделочные работы , начат монтаж оборудования автоматической системы обработки багажа . Общий объем выполненных работ – 58 % . Полное завершение строительства планируется в марте 2017 года . - - - - - Планируется создать специальную организацию по защите интересов дольщиков Согласно программе " Нұрлы жол " на 2015 - 2019 годы планируется создать специализированную организацию на базе АО " Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов " ( далее - АО " КФГИК " ) . Об этом сообщил Министр по Инвестициям и развитию РК Женис Касымбек на заседании Правительства Республики Казахстан . " Данная организация будет предъявлять квалицификационные требования к участникам долевого строительства по финансовой устойчивости , наличию опыта и осуществлять контроль за целевым использованием денег дольщиков через инжиниринговые компании " , - сказал министр . А также , министр сообщил о принятом законе : " Для этого 7 апреля 2016 года был принят Закон Республики Казахстан " О долевом участии в жилищном строительстве " ( далее - Закон ) , в котором в компетенцию Правительства РК отнесено определение Фонда гарантирования жилищного строительства ( далее – Фонд ) " . Напомним , что данный Закон РК вступает в силу с 10 октября т.г . Реализация механизма гарантирования жилищного строительства обеспечит инвестиционную привлекательность строительной отрасли как для дольщиков , так и для инвесторов : повысится прозрачность строительной отрасли , будут установлены правила входа застройщиков и дольщиков на рынок долевого строительства и ответственность застройщиков за нарушение интересов дольщиков . - - - - - - По проекту " Западная Европа – Западный Китай " завершены работы на 2 028 км С начала реализации проекта международный транспортный коридор " Западная Европа – Западный Китай " завершены работы на 2 028 км . Об этом на заседании Правительства Республики Казахстан заявил Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Женис Касымбек . Поданному коридору открыто движение на участках от Шымкента - граница РФ ( на Оренбург ) и Тараз - Алматы . Работы продолжаются на участках Алматы – Хоргос ( 304 км ) , Шымкент – Ташкент ( 100 км ) и Шымкент – гр.Жамбылской области ( 81 км ) , где по итогам года планируется открыть движение . По проекту " Центр - Юг " ( Астана - Алматы ) Работы по данному направлению начаты с 2013 года на участках Астана - Темиртау ( 171 км ) и Алматы - Капшагай ( 104 км ) . На сегодняшний день введено в эксплуатацию 12 км участка Астана - Темиртау и 72 км участка Алматы - Капшагай . По проекту " Центр - Восток " ( Астана - Усть - Каменогорск ) Работы по данному маршруту ведутся с 2013 года на участках Астана - Павлодар ( 441 км ) и Павлодар - Семей - Калбатау ( 473 км ) . На сегодняшний день введено в эксплуатацию 218 км , из них Астана - Павлодар – 47 км , Павлодар - Семей - Калбатау – 171 км . По итогам года планируется открыть проезд в одном направлении на 220 км по участку Астана - Павлодар и завершить строительство мостового перехода ч / з р . Иртыш ( 12 км ) . По проекту " Центр - Запад " ( Астана - Актобе - Атырау - Актау ) Работы в данном направлении ведутся на участке Бейнеу - Актау протяженностью 470 км . В 2014 году открыто движение на 200 км . Также , ведутся дорожно - строительные работы ведутся на 26 км участка Актобе - Атырау .